\newpage
\section{Seguimiento del proyecto}

La herramienta RallyDev nos provee de varios gráficos para analizar el desarrollo del primer sprint. Nosotros solo vamos a considerar el \textbf{Iteration Burndown}

\subsection{Iteration Burndown}
\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics[scale=0.08]{img/iteration_burndown.jpg}
\caption{Iteration Burndown}
\label{fig:figure1}
\end{figure}


En el burndown se ve la evolución del trabajo durante el primer sprint. Al comienzo del mismo, contabamos con 32 horas de trabajo por hacer, el equivalente a todas las tareas del spirnt. Este estado continuó hasta el 27 de abril, donde dicha cantidad disminuyó a 24 horas. Los días siguientes algunas tareas pendientes fueron siendo cerradas, hasta el día 1º de mayo donde hubo un incremento debido al agregado de tareas de gestión que no habían sido incluidas en un comienzo. Desde ahí en adelante, las horas pendientes se mantuvieron estables, bajándo solo 4 horas. A partir del 11 de mayo, llegando al final de la iteración, las horas pendientes desciendenden consideradamente.\\
\\
Como se puede observar en nuestra evolución a lo largo del sprint, estuvimos siempre por encima del promedio de horas diario ideal. Esto se debe al tiempo dedicado al desarrollo durante la iteración. Lo ideal hubiese sido trabajar un poco cada día, sin embargo por obligaciones laborales y relacionadas a otras instancias de la materia, solo pudimos realizar la mayor parte del trabajo los fines de semana y feriados. Es en estas fechas la cantidad de horas pendientes bajan notablemente. 


\newpage
